# 项目周报 - 第1周

> 报告周期：2026-03-26 ~ 2026-04-02  
> 报告时间：2026-03-26（周五）

---

## 本周总结

### 完成情况

| 任务 | 计划 | 实际 | 状态 |
|------|------|------|------|
| HZHub-AI三项目审查 | 3.26 | 3.26 | ✅ 已完成 |
| 架构设计文档 | 3.26 | 3.26 | ✅ 已完成 |
| 系统架构图 | 3.26 | 3.26 | ✅ 已完成 |
| 代码初始化 | 3.26 | 3.26 | ✅ 已完成 |
| 项目计划文档 | 3.26 | 3.26 | ✅ 已完成 |

### 关键成果

1. **完成三项目深度审查**
   - hzhub-ai（后端）：Spring Boot + LangChain4j，AI能力完整
   - hzhub-admin（管理后台）：Vue 3 + Vben Admin，组件丰富
   - hzhub-portal（用户前端）：Vue 3 + Element Plus X，流式处理成熟

2. **确定技术路线**
   - 复用70% + 改造20% + 自研10%
   - Spring Boot 3.5.8（与hzhub-ai一致）
   - 管理后台：Vben Admin + Ant Design Vue
   - 门户：Element Plus X

3. **完成代码初始化**
   - hzhub-ai（复用hzhub-ai）
   - hzhub-admin（复用hzhub-admin）
   - hzhub-erp（新建）
   - hzhub-gateway（新建）
   - hzhub-portal-company/dealer（复用hzhub-portal）

4. **建立项目管理文档**
   - 总体计划（8周，4个阶段）
   - 第一阶段详细计划
   - 文档管理规范

---

## 下周计划（2026-03-27 ~ 2026-04-02）

### 重点任务

| 任务 | 负责人 | 截止日期 | 优先级 |
|------|--------|---------|--------|
| 创建Gitea仓库 | 大壮 | 3.27 | P0 |
| 部署基础设施 | 大壮 | 3.28 | P0 |
| 配置hzhub-ai数据库 | 后端 | 3.30 | P0 |
| 验证AI服务运行 | 后端 | 4.1 | P0 |
| 配置hzhub-admin | 前端 | 4.2 | P0 |

### 里程碑

- [ ] 基础设施就绪（MySQL、Redis、Milvus、n8n）
- [ ] AI服务可运行
- [ ] 管理后台可运行

---

## 风险与问题

### 当前风险

| 风险 | 等级 | 状态 | 应对措施 |
|------|------|------|----------|
| Gitea访问权限 | 中 | 跟踪中 | 联系管理员获取权限 |
| SQL Server连接信息 | 高 | 待确认 | 需要ERP数据库连接信息 |

### 待解决问题

1. **Gitea仓库创建**：需要管理员权限或协助
2. **ERP数据库信息**：需要SQL Server的连接地址、账号密码
3. **服务器资源**：需要确认开发/测试环境服务器

---

## 资源需求

| 资源 | 用途 | 紧急程度 |
|------|------|---------|
| Gitea管理员权限 | 创建代码仓库 | 高 |
| SQL Server连接信息 | ERP服务开发 | 高 |
| 开发服务器 | 部署基础设施 | 中 |

---

## 会议纪要

### 本周会议

无（项目启动阶段）

---

## 附录

### 项目文档索引

- [架构设计](../../architecture/README.md)
- [学习报告](../../learnings/)
- [总体计划](../master-plan.md)
- [第一阶段计划](../phase-1.md)

### 代码仓库

- 本地路径：`/data/hzhub/`
- Gitea仓库：待创建

---

**报告人**：大壮  
**审核人**：待审核  
**报告时间**：2026-03-26
